# Phase 1 任务清单

> 创建: 2026-06-10 | 状态: ✅ 已完成（Phase 1 全量落地，DEVFLOW-1~4 完成；原标「进行中」，2026-06-15 据源码核对回填实际完成度，原状态与待实施表保留于下）

---

## 概述

Phase 1 目标：**引擎骨架**，打通 `df-core → df-workflow → df-storage → Tauri IPC → Vue` 最小可用路径。

预计周期：4-6 周

## 任务总览

### 已完成

| # | 任务 | 状态 | 说明 |
|---|------|------|------|
| 1 | df-core 类型系统 | ✅ 完成 | 错误/事件/状态枚举/ID 生成 |
| 2 | df-workflow DAG 引擎 | ✅ 完成 | 拓扑排序/执行器/状态机/EventBus |
| 3 | df-storage SQLite 基础表 | ✅ 完成 | 6 张表 + 4 索引 |
| 4 | df-execute Shell 执行 | ✅ 完成 | tokio::process 实现 |
| 5 | 13 个 Crate 骨架 | ✅ 完成 | 类型/接口/Schame 定义完整 |
| 6 | 9 个 Vue 页面 UI | ✅ 完成 | 设计系统 + 硬编码数据 |

### 待实施 (按优先级排序)

> ✅ 核对结论（2026-06-15 据源码核对）：以下 #7~#11 全部已落地，逐项打 `[x]`，原文保留。

| # | 任务 | 优先级 | 依赖 | 文档 | 完成 |
|---|------|--------|------|------|------|
| 7 | df-storage CRUD 层 | P0 | 无 | [DEVFLOW-1](../04-功能迭代/DEVFLOW-1.CRUD层实施-2026-06-12.md) | [x] ✅ `crud.rs` `impl_repo!` 宏 12 处（Project/Task/Idea/Branch/Release/WorkflowExecution/Knowledge/AiConversation 等 Repo），Sprint 2 |
| 8 | Tauri IPC 命令层 | P0 | #7 | [DEVFLOW-2](../04-功能迭代/DEVFLOW-2.IPC桥接实施-2026-06-12.md) | [x] ✅ `commands/` 共 20 文件 / 67 个 command 注册（src-tauri/src/lib.rs invoke_handler：project 14 + task 5 + idea 6 + workflow 5 + ai 19 + knowledge 14 + settings 4），Sprint 3 起 |
| 9 | Store 接入 View | P0 | #8 | [DEVFLOW-3](../04-功能迭代/DEVFLOW-3.Store对接实施-2026-06-12.md) | [x] ✅ `stores/` 10 文件（composable 模式），各 View 接 Store 真数据，Sprint 4 |
| 10 | 端到端验证 (3 节点工作流) | P0 | #7, #8, #9 | [DEVFLOW-4](../04-功能迭代/DEVFLOW-4.端到端验证-2026-06-12.md) | [x] ✅ `run_workflow` IPC + DAG `topological_layers` + `join_all` 并行；ProjectDetail.vue 3 节点 Shell DAG 运行 + 实时事件日志，Sprint 4 |
| 11 | 首次 Git Commit | P0 | 无 | 建立版本基线 | [x] ✅ git log 82 commit，首提交 `98393b4 初始化 DevFlow 项目仓库`，Sprint 2 |

### 已知问题

| # | 问题 | 优先级 | 说明 |
|---|------|--------|------|
| 1 | 同层节点未并行执行 | P1 | DagExecutor 有 TODO 注释 |
| 2 | 条件表达式引擎 | P2 | 仅支持 true/false 字面量 |
| 3 | i18n 未注册 | P2 | 翻译文件存在但未挂载 |
| 4 | AI Provider 无实现 | P1 | Phase 2 任务 |

## 依赖关系

```
#7 CRUD 层 ──→ #8 IPC 桥接 ──→ #9 Store 对接 ──→ #10 端到端验证
                                                                ↑
                                                          #7 + #8 + #9
```

## 代码规模 (当前)

| 类别 | 文件数 | 行数 |
|------|--------|------|
| Rust 后端 | 71 | ~4,108 |
| Vue 前端 | ~20 | ~3,896 |
| **总计** | ~91 | **~8,000** |

## 参考文档

- [ARCHITECTURE.md](../../ARCHITECTURE.md) — 完整架构设计
- [PROGRESS.md](../../PROGRESS.md) — 工作进展与交接
- [Phase1 架构决策](../02-架构设计/Phase1架构决策-2026-06-12.md)
