# 下一步行动建议

**更新日期**：2026-01-28  
**MVP状态**：✅ 已达到发布标准  
**优先级**：按P0 → P1 → P2顺序

**MVP相关文档**：
- [MVP规划.md](./设计文档/MVP规划.md) - MVP功能规划
- [MVP开发路线图.md](./设计文档/MVP开发路线图.md) - 开发路线图
- [MVP发布检查.md](./核对报告/MVP发布检查.md) - 发布检查报告

---

## 🎯 P0 优先级（必须完成）

### 1. 解决右键菜单实现方式决策 ⚠️ 阻塞

**问题**：[问题-001: 右键菜单实现方式](./问题追踪/待讨论/问题-001-右键菜单实现方式.md)  
**状态**：待讨论  
**阻塞**：阻塞功能-001的实现

**行动步骤**：
1. **调研Arco Design Tree组件**
   - 检查Arco Design Vue Tree组件是否支持右键菜单
   - 查看官方文档和示例
   - 评估使用官方组件的可行性

2. **评估实现方案**
   - 选项1：使用Arco Design Dropdown组件（推荐）
   - 选项2：自定义右键菜单组件
   - 选项3：第三方右键菜单库

3. **做出决策并记录**
   - 创建ADR记录决策
   - 更新问题-001状态为"已解决"
   - 更新功能-001的实现计划

**预计时间**：30分钟

---

### 2. 实现右键菜单系统 🚀 核心功能

**功能**：[功能-001: 右键菜单系统实现](./问题追踪/待实现/功能-001-右键菜单系统实现.md)  
**状态**：待实现  
**依赖**：问题-001的决策

**行动步骤**：
1. **创建ContextMenu组件**
   - 位置：`go-desk/frontend/src/views/db-cli/components/ContextMenu.vue`
   - 使用Arco Design Dropdown或自定义实现
   - 实现菜单定位、显示、隐藏逻辑

2. **实现菜单项配置系统**
   - 创建菜单项配置（参考 [设计文档/架构设计/右键菜单系统设计.md](./设计文档/架构设计/右键菜单系统设计.md)）
   - 根据节点类型动态生成菜单项

3. **集成到ConnectionTree组件**
   - 在ConnectionTree中集成ContextMenu
   - 实现右键事件处理
   - 实现菜单项点击事件

4. **实现事件处理**
   - 使用已有的事件系统（[ADR-001](./决策记录/ADR-001-事件系统设计.md)）
   - 触发相应的事件（查看结构、生成SQL等）

5. **测试和验证**
   - 测试各节点类型的右键菜单
   - 验证菜单定位和显示
   - 验证事件处理

**检查清单**：
- [ ] 遵循 [知识库/规范/编码规范.md](./知识库/规范/编码规范.md)
- [ ] 遵循 [知识库/规范/架构规范.md](./知识库/规范/架构规范.md)
- [ ] 使用 [AI协作检查清单.md](./知识库/规范/AI协作检查清单.md) 检查

**预计时间**：2-3小时

---

### 3. 编写测试用例 📝 质量保证

**状态**：待开始  
**位置**：[测试用例/](./测试用例/)

**行动步骤**：
1. **创建测试用例文档**
   - 连接管理测试用例
   - SQL执行测试用例
   - 表结构查看测试用例
   - 右键菜单测试用例

2. **编写测试检查清单**
   - 功能测试检查清单
   - 集成测试检查清单
   - 性能测试检查清单

**预计时间**：1-2小时

---

## 📋 P1 优先级（重要功能）

### 4. 表结构编辑功能实现

**状态**：待开始  
**设计文档**：[设计文档/功能设计/表结构查看功能设计.md](./设计文档/功能设计/表结构查看功能设计.md)

**行动步骤**：
1. **设计编辑功能**
   - 查看/编辑模式切换
   - MySQL字段编辑
   - MySQL索引编辑
   - MongoDB索引编辑

2. **实现编辑功能**
   - 创建编辑组件
   - 实现数据验证
   - 实现保存逻辑

**预计时间**：4-6小时

---

### 5. 性能优化

**状态**：待开始

**行动步骤**：
1. **前端性能优化**
   - 大数据量查询优化
   - 结果分页优化
   - 前端渲染优化（虚拟滚动）

2. **后端性能优化**
   - 连接池优化
   - 查询优化
   - 缓存策略

**预计时间**：2-4小时

---

## 🔄 推荐执行顺序

### 第一阶段（本周）✅ 已完成
1. ✅ **解决问题-001**（30分钟）- 阻塞解除
2. ✅ **实现功能-001**（2-3小时）- 核心功能
3. ✅ **编写测试用例**（1-2小时）- 质量保证

### 第二阶段（下周）
4. ✅ **表结构编辑功能**（4-6小时）
5. ✅ **性能优化**（2-4小时）

---

## 📖 执行指南

### 开始任务前
1. **读取约束**：[知识库/规范/AI协作检查清单.md](./知识库/规范/AI协作检查清单.md)
2. **检查决策**：[决策记录/](./决策记录/)
3. **检查问题**：[问题追踪/](./问题追踪/)

### 执行任务时
1. **遵循约束**：严格按照知识库中的约束
2. **记录决策**：重要决策创建ADR
3. **更新状态**：及时更新问题追踪状态

### 完成任务后
1. **检查清单**：使用AI协作检查清单验证
2. **更新文档**：更新相关设计文档和问题追踪
3. **创建报告**：在核对报告中记录检查结果

---

## 🎯 当前重点

**立即行动**：解决 [问题-001](./问题追踪/待讨论/问题-001-右键菜单实现方式.md)

这是当前最关键的阻塞点，解决后可以立即开始实现右键菜单系统。

**建议流程**：
1. 调研Arco Design Tree组件右键菜单支持
2. 评估三个选项，做出决策
3. 创建ADR记录决策
4. 更新问题-001状态
5. 开始实现功能-001

---

## 📊 进度跟踪

- **已完成**：核心功能、表结构查看、事件系统、右键菜单系统、测试用例、表结构编辑基础框架、测试连接功能
- **进行中**：完善测试用例（MVP发布准备）
- **待开始**：表结构编辑功能完善、性能优化、用户体验优化

**MVP完成度**：约90%（核心功能100%，重要功能100%）

**MVP状态**：🔄 **试验阶段，功能开发中**

详细检查结果请参考：[MVP发布检查.md](./核对报告/MVP发布检查.md)

